# 阶段3：协作验证重构实施进度

## 📊 总体进度

| 子阶段 | 任务 | 状态 | 完成度 | 备注 |
|--------|------|------|--------|------|
| 3.1 | 五维验证模块 | 🚧 进行中 | 40% | 数据模型和基础组件已完成 |
| 3.2 | 素材关联系统 | ⏸️ 待开始 | 0% | |
| 3.3 | 标注工具集成 | ⏸️ 待开始 | 0% | |
| 3.4 | 区域细分管理 | ⏸️ 待开始 | 0% | |
| 3.5 | 分工和人员系统 | ⏸️ 待开始 | 0% | |

---

## ✅ 已完成的工作

### 1. 数据模型接口定义 (100%)

#### 1.1 协作验证接口
**文件**: `src/app/models/collaboration-verification.interface.ts`

**完成内容**:
- ✅ `DimensionVerification` - 维度验证主接口
- ✅ `LinkedMaterial` - 关联素材接口
- ✅ `VerificationItem` - 验证项接口
- ✅ `Annotation` - 标注接口
- ✅ `Comment` - 评论接口
- ✅ `DimensionConfig` - 维度配置接口
- ✅ `CollaborationUser` - 协作用户接口

**核心特性**:
```typescript
export interface DimensionVerification {
  id: string;
  dimension: 'color' | 'form' | 'texture' | 'pattern' | 'lighting';
  status: 'pending' | 'in-review' | 'confirmed' | 'rejected';
  linkedMaterials: LinkedMaterial[];
  verificationItems: VerificationItem[];
  annotations: Annotation[];
  assignedTo?: string;
  comments: Comment[];
  areaId?: string;
}
```

#### 1.2 区域管理接口
**文件**: `src/app/models/area-management.interface.ts`

**完成内容**:
- ✅ `Area` - 区域主接口
- ✅ `AreaPreset` - 区域预设接口
- ✅ `AreaStats` - 区域统计接口
- ✅ `AREA_PRESETS` - 8个预定义区域预设（客厅、婴儿房、主卧、厨房、卫生间、书房、餐厅、自定义）

**区域预设示例**:
- 🛋️ 客厅 - 现代简约，明亮开阔
- 👶 婴儿房 - 色彩丰富，童趣温馨
- 🛏️ 主卧 - 宁静优雅，私密舒适
- 🍳 厨房 - 实用高效，易于清洁
- 🚿 卫生间 - 清新明亮，干湿分离
- 📚 书房 - 安静专注，书香氛围
- 🍽️ 餐厅 - 温馨舒适，聚餐氛围
- ✏️ 自定义 - 完全自定义

#### 1.3 审批流程接口
**文件**: `src/app/models/approval-workflow.interface.ts`

**完成内容**:
- ✅ `ApprovalStep` - 审批步骤接口
- ✅ `ApprovalWorkflow` - 审批工作流接口
- ✅ `ApprovalHistory` - 审批历史记录接口
- ✅ `DEFAULT_APPROVAL_STEPS` - 4步默认审批流程（五维验证→客服审核→组长审批→客户确认）

### 2. 维度验证组件 (80%)

#### 2.1 组件文件
**目录**: `src/app/shared/components/dimension-verification/`

**完成的文件**:
- ✅ `dimension-verification.component.ts` - 组件逻辑
- ✅ `dimension-verification.component.html` - 组件模板
- ✅ `dimension-verification.component.scss` - 组件样式

#### 2.2 核心功能实现

**已实现功能**:
1. ✅ 维度显示（色彩、形体、质感、纹理、灯光）
2. ✅ 状态管理（待验证、验证中、已确认、已拒绝）
3. ✅ 素材关联（下拉选择、相关度计算）
4. ✅ 验证项管理（添加、编辑、删除、状态更新）
5. ✅ 优先级设置（高、中、低）
6. ✅ 响应式布局

**组件特性**:
```typescript
@Input() dimension: 'color' | 'form' | 'texture' | 'pattern' | 'lighting';
@Input() materials: MaterialFile[];
@Input() verificationData?: DimensionVerification;

@Output() materialLinked: EventEmitter<LinkedMaterial>;
@Output() annotationAdded: EventEmitter<Annotation>;
@Output() statusChanged: EventEmitter<{dimension: string; status: string}>;
@Output() verificationItemAdded: EventEmitter<VerificationItem>;
```

**相关度计算算法**:
- 色彩维度：有增强色彩分析 90%，否则 50%
- 形体维度：有形体分析 85%，否则 40%
- 质感维度：有质感分析 88%，否则 45%
- 纹理维度：有纹理分析 82%，否则 35%
- 灯光维度：有灯光分析 92%，否则 50%

#### 2.3 UI设计要点

**维度头部**:
- 维度图标（emoji）+ 维度名称 + 描述
- 状态徽章（待验证/验证中/已确认/已拒绝）
- 操作按钮（开始验证/确认/拒绝）

**素材关联区域**:
- 已关联素材网格展示（缩略图 + 名称 + 相关度）
- 下拉选择器快速关联
- 取消关联按钮

**验证项列表**:
- 验证项卡片（标题 + 描述 + 优先级 + 状态）
- 添加验证项表单
- 验证项状态操作（确认/拒绝/删除）

---

## 🚧 进行中的工作

### 子阶段 3.1: 五维验证模块（40% 完成）

**已完成**:
- ✅ 数据模型设计
- ✅ 基础组件创建
- ✅ 素材关联逻辑
- ✅ 验证项管理
- ✅ UI布局和样式

**待完成**:
- ⏳ 集成到协作验证标签页
- ⏳ 维度切换逻辑
- ⏳ 数据持久化
- ⏳ 与父组件通信

---

## ⏸️ 待开始的工作

### 子阶段 3.2: 素材关联系统 (0%)
**预估时间**: 2-3天

**计划任务**:
- [ ] 安装和配置 Angular CDK Drag&Drop
- [ ] 实现拖拽关联功能
- [ ] 实现素材高亮显示
- [ ] 实现关联历史记录
- [ ] 优化相关度计算算法

### 子阶段 3.3: 标注工具集成 (0%)
**预估时间**: 3-4天

**计划任务**:
- [ ] 创建 annotation-tool 组件
- [ ] 实现 SVG 标注层
- [ ] 支持文字标注
- [ ] 支持箭头标注
- [ ] 支持高亮标注
- [ ] 支持圆圈标注
- [ ] 支持矩形标注
- [ ] 实现标注保存和加载
- [ ] 实现标注列表管理
- [ ] 实现标注导出

### 子阶段 3.4: 区域细分管理 (0%)
**预估时间**: 2-3天

**计划任务**:
- [ ] 创建 area-management 组件
- [ ] 实现区域列表展示
- [ ] 实现区域添加对话框
- [ ] 实现区域编辑功能
- [ ] 实现区域删除功能
- [ ] 应用区域预设
- [ ] 实现区域切换
- [ ] 实现区域对比视图
- [ ] 区域专属素材管理

### 子阶段 3.5: 分工和人员系统 (0%)
**预估时间**: 2-3天

**计划任务**:
- [ ] 定义用户角色和权限
- [ ] 实现分工管理面板
- [ ] 实现协作状态跟踪
- [ ] 实现审批流程
- [ ] 实现审批通过/驳回逻辑
- [ ] 实现通知机制
- [ ] 实现权限控制

---

## 🔄 下一步行动计划

### 第一步：完成五维验证模块集成 (1天)

**任务清单**:
1. 在 `requirements-confirm-card.ts` 中导入 `DimensionVerificationComponent`
2. 修改协作验证标签页布局，添加维度选择器
3. 实现维度切换逻辑
4. 为每个维度创建 `DimensionVerification` 数据结构
5. 实现数据双向绑定
6. 添加保存功能

### 第二步：实现拖拽素材关联 (2天)

**任务清单**:
1. 安装 `@angular/cdk/drag-drop`
2. 修改素材关联区域，支持拖拽
3. 实现拖拽事件处理
4. 添加拖拽视觉反馈
5. 测试拖拽功能

### 第三步：开发标注工具 (3天)

**任务清单**:
1. 创建基础组件结构
2. 实现 SVG 画布
3. 实现绘图工具
4. 实现标注编辑
5. 集成到维度验证组件
6. 测试标注功能

---

## 📋 技术实施细节

### 架构设计

```
requirements-confirm-card (父组件)
├── collaboration-section (协作验证标签页)
│   ├── dimension-selector (维度选择器)
│   │   ├── 色彩验证
│   │   ├── 形体验证
│   │   ├── 质感验证
│   │   ├── 纹理验证
│   │   └── 灯光验证
│   │
│   └── dimension-verification (当前维度验证组件)
│       ├── material-linking (素材关联)
│       ├── verification-items (验证项列表)
│       └── annotation-tool (标注工具)
│
├── area-management (区域管理)
│   ├── area-list (区域列表)
│   ├── area-dialog (区域添加/编辑)
│   └── area-comparison (区域对比)
│
└── assignment-panel (分工管理)
    ├── dimension-assignments (维度分工)
    ├── area-assignments (区域分工)
    └── approval-workflow (审批流程)
```

### 数据流

```
用户操作 (UI)
    ↓
维度验证组件 (DimensionVerificationComponent)
    ↓
事件发射 (materialLinked, statusChanged, etc.)
    ↓
父组件接收 (RequirementsConfirmCardComponent)
    ↓
数据持久化 (保存到服务器/本地)
    ↓
更新状态显示
```

---

## 🎯 验收标准

### 功能验收

**五维验证模块**:
- [ ] 可以独立验证5个维度
- [ ] 素材能正确关联到各维度
- [ ] 验证项能正常添加、编辑、删除
- [ ] 状态能正确更新和显示
- [ ] 数据能正确保存和加载

**素材关联**:
- [ ] 下拉选择关联功能正常
- [ ] 拖拽关联流畅无卡顿
- [ ] 相关度计算准确
- [ ] 关联状态显示清晰

**标注工具**:
- [ ] 支持5种标注类型
- [ ] 绘制实时反馈
- [ ] 标注能保存和加载
- [ ] 标注列表管理完整

**区域管理**:
- [ ] 区域能正常添加、编辑、删除
- [ ] 区域预设能正确应用
- [ ] 区域切换流畅
- [ ] 区域对比视图正常

**分工系统**:
- [ ] 权限控制正确
- [ ] 分工分配正常
- [ ] 审批流程完整
- [ ] 通知机制有效

### 性能验收

- [ ] 维度切换响应时间 < 200ms
- [ ] 拖拽操作流畅无卡顿
- [ ] 标注绘制实时反馈
- [ ] 区域切换 < 200ms
- [ ] 审批操作 < 300ms

### UI/UX验收

- [ ] UI风格与整体系统一致
- [ ] 操作步骤明确，不超过3步
- [ ] 提供操作提示
- [ ] 错误提示友好明确
- [ ] 响应式设计适配各种分辨率

---

## 📝 开发日志

### 2025-10-15

**完成工作**:
1. ✅ 创建了3个核心接口文件
2. ✅ 实现了维度验证组件的基础功能
3. ✅ 完成了组件样式设计
4. ✅ 验证了构建无错误

**遇到的问题**:
- 无

**下一步计划**:
1. 集成维度验证组件到协作验证标签页
2. 实现维度选择器和切换逻辑
3. 开始实现拖拽素材关联功能

---

## 📚 参考资源

- [requirements-optimization.md](./requirements-optimization.md) - 完整优化方案文档
- [Angular CDK Drag and Drop](https://material.angular.io/cdk/drag-drop/overview)
- [Fabric.js Documentation](http://fabricjs.com/docs/) - 标注工具可选库

---

**文档版本**: v1.0  
**创建日期**: 2025-10-15  
**最后更新**: 2025-10-15  
**当前阶段**: 子阶段3.1（进行中）

