## 开发路线图概述

基于会议讨论的功能优先级和开发时间线，制定为期12个月的产品开发计划

4
开发阶段
4
周开发周期
25+
核心功能
6
业务端口
第一阶段：基础架构与核心功能 1周
建立系统基础架构，实现各端核心功能，确保基本业务流程的数字化运行。
关键路径 高优先级
客服端基础功能
工作台、客户咨询、订单分配
设计师工作台
项目列表、代办事项、休息管理
组长管理面板
项目总览、异常监控、人员管理
统一项目详情
全局项目详情页面，支持各端访问
企业微信集成
信息同步，聊天窗口跳转
小程序对接
自动同步项目和客户信息
所需资源

- 前端开发工程师 2名
- 后端开发工程师 2名
- UI/UX设计师 1名
- 项目经理 1名

第二阶段：流程优化与智能化 2周
在基础功能基础上，加入智能化元素，优化用户体验，提升工作效率。
高优先级 智能化
智能提醒系统
敏感词识别、紧急项目提醒
财务管理优化
自动对账、收入分配、成本统计
人事管理系统
员工档案、考勤统计、绩效评估
案例库功能
案例分享、统计分析、关键词搜索
质量管理体系
SOP数据统计、质量评估工具
移动端优化
响应式设计、移动端操作友好
所需资源

- AI算法工程师 1名
- 数据分析师 1名
- 前端开发工程师 1名
- 测试工程师 1名

第三阶段：数据驱动与分析 3周
建立完整的数据分析体系，提供决策支持，实现业务数据化管理。
中优先级 数据分析
综合数据看板
项目、员工、客户、收入统计
效果图评估工具
AI辅助评估、质量打分系统
工作量评估系统
需求分析、工时预测、资源分配
客户行为分析
访问统计、偏好分析、转化跟踪
预测性分析
项目延期预警、人力需求预测
绩效分析系统
721绩效体系、多维度评估
所需资源

- 数据工程师 1名
- 商业分析师 1名
- 机器学习工程师 1名
- 数据可视化设计师 1名

第四阶段：AI集成与未来规划 4周
集成AI技术，探索未来业务模式，为公司长期发展奠定技术基础。
中优先级 前瞻性
AI辅助建模
自动建模工具、智能优化建议
智能渲染优化
参数自动调节、质量智能评估
客服AI助手
智能回复、需求理解、方案推荐
项目智能调度
资源优化分配、时间智能规划
双轨制业务模式
AI快速出图 + 精品定制服务
开放API平台
第三方集成、生态系统建设
所需资源

- AI研发工程师 2名
- 算法优化专家 1名
- 产品规划师 1名
- 技术架构师 1名

### 风险评估与应对策略

技术风险
• AI技术成熟度不确定性
• 系统集成复杂度高
• 数据安全和隐私保护
应对：分阶段实施，建立备用方案
人员风险
• 关键人员流失
• 新技术学习成本
• 变更管理阻力
应对：加强培训，建立激励机制
预算风险
• 开发成本超预算
• 硬件设备投入
• 第三方服务费用
应对：制定详细预算，设置缓冲资金
时间风险
• 功能开发延期
• 测试时间不足
• 上线时间推迟
应对：敏捷开发，MVP先行